Підручник з Plan

# Підручник з Plan

Dag Andersen

Переклад українською: Юрій Чорноіван
версія 3.2 (1 листопада 2019 року)

Правова примітка

Розділ 1. Вступ до Plan
Вступ до Plan

# Розділ 1. Вступ до Plan

## Вступ

###

Можливості:

- Керування завданнями за допомогою редактора завдань.

  - Структура розподілу робіт з визначенням кодів структури.

  - Завдання, підсумкові завдання та етапи.

  - Різні типи обмежень за часом.

  - Різні типи залежностей.

- Керування виконавцями за допомогою редактора виконавців.

  - Структура розподілу виконавців.

  - Типи виконавців за роботою та матеріалами.

  - Розподіл виконавців на групи.

  - Команди виконавців.

- Визначення робочого часу та відпусток за допомогою редактора робочого часу і відпусток.

- Керування вартістю за допомогою редактора структури розподілу вартості.

- Керування прибутками.

- Планування проєктів за допомогою редактора розкладів.

  - Планування вперед від початкового моменту часту та назад від часу завершення.

  - Можливість дозволу або заборони понаднормової роботи.

  - Розподіл PERT за оптимістичною, песимістичною та найімовірнішою оцінкою.

  - Декілька розкладів з можливістю планування за поточними даними щодо поступу.

- Стеження за виконанням завдань за допомогою панелі виконання завдання або панелі перегляду стану завдання.

Визначення
Визначення

## Визначення

###

#### Вступ

У керуванні проєктами різні терміни можуть використовуватися у різних програмах, різних компаніях або різних типах проєктів для позначення однакових понять. У повніших глосаріях термінів керування проєктами можна знайти різні визначення для більшості термінів.

У цьому списку наведено тлумачення термінів, які використовуються у Plan.

#### Терміни

Обліковий запис

  Обліковий запис використовується у структурі розподілу вартості (СРВ) для позначення місця, у якому має бути зібрано дані щодо вартості завдань або роботи виконавців.

ДВВР

  Поточна вартість виконаної роботи

Поточна вартість виконаної роботи

  Поточна вартість (або обсяг робіт), яку було освоєно.

Розподіл

  Завдання може бути розподілено між виконавцями на етапі попереднього планування проєкту. Справжнє призначення виконується під час остаточного планування. Зауважте, що призначення не гарантується, оскільки виконавець може бути недоступним.

Призначення

  Завдання призначаються виконавцям під час планування.

БВЗР

  Бюджетна вартість запланованої роботи

Бюджетна вартість запланованої роботи

  Поточна вартість (або обсяг робіт), яку має бути освоєно для досягнення заданого поступу.

БВВР

  Бюджетна вартість виконаної роботи

Бюджетна вартість виконаної роботи

  Вартість (або обсяг робіт), яку було освоєно.

СРВ

  Структура розподілу вартості

ІВР

  Скорочення від Індекс вартості роботи, дорівнює БВВР/ДВВР. Якщо індекс є меншим за 1, ресурсів на виконання проєкту не вистачить. Якщо індекс є більшим за 1, бюджет проєкту перевищує витрати.

Структура розподілу вартості

  СРК є впорядкованою структурою облікових записів для збирання даних щодо коштів, незалежно від СРР та СРВ.

Оцінка

  Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання завдання.

Етап

  Етап — це завдання з обсягом робіт у 0,00 год. Типово використовується як позначка певного моменту, наприклад завершення приймання замовником деталей.

PERT

  Program Evaluation and Review Technique

Методика оцінки і перегляду програми (PERT)

  Методика оцінки і перегляду програми є покращенням методу критичного шляху (CPM). Оцінки обсягу робіт завдання є точковими, а у PERT обчислюються на основі зваженої оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок (О+(4*Н)+П)/6.

Розподіл PERT

  Спрощений спосіб обчислення очікуваної оцінки на основі оптимістичної, найімовірнішої та песимістичної оцінок.

СРВ (RBS)

  Структура розподілу виконавців

Структура розподілу виконавців

  У СРВ виконавців розподілено за групами виконавців.

Виконавець

  Виконавець (ресурс) може належати до одного з типів: робота, матеріал або команда. Виконавець має завжди належати до групи виконавців.

Група виконавців (ресурсів)

  Групи виконавців використовуються у спосіб, подібний до використання виконавців.

Команда виконавців

  Команда виконавців — ресурс, який складається з декількох виконавців (ресурсів).

ІВП

  Скорочення від «індекс виконання плану», дорівнює БВВР/БВЗР. Якщо індекс менший за 1, план недовиконано. Якщо індекс є більшим за 1, план перевиконано.

Підсумкове завдання

  Підсумкове завдання містить підзавдання і сукупну інформацію на основі цих підзавдань.

Завдання

  Завдання є певним модулем роботи. Виконавців або ресурси, зазвичай, призначають на рівні завдань.

vCard

  vCard — стандартний формат файлів для електронних візитівок.

СРР

  Структура розподілу роботи

Структура розподілу роботи

  СРР використовується для розподілу великих проєктів на менші етапи з метою полегшення планування та керування.

Контекстна довідка
Контекстна довідка

## Контекстна довідка

###

Для багатьох функціональних можливостей та панелей перегляду передбачено довідку та підказки, які може бути показано за допомогою кнопки Що це?.

Активувати цю можливість можна за допомогою пункту меню Довідка → Що це? або комбінації клавіш Shift+F1.

У діалогових вікнах цю можливість можна активувати за допомогою натискання кнопки `?` на смужці заголовка діалогового вікна.

Основний робочий простір
Основний робочий простір

## Основний робочий простір

###

#### Опис

У головній робочій області вікна програми типово засіб вибору панелі перегляду розташовано ліворуч, а панель перегляду даних — праворуч.

Як і завжди, смужку меню і панель інструментів програми розташовано у верхній частині вікна, а смужку стану — у нижній.

Оскільки засіб вибору панелі перегляду та панель скриптів є бічними панелями, їх можна пересунути до іншої частини вікна, зробити рухомими або приховати. Щоб наказати програмі показати приховану бічну панель, скористайтеся пунктом меню Параметри → Бічні панелі.

#### Вибір панелі перегляду

За допомогою засобу вибору панелі перегляду ви можете вибрати зі списку панелей перегляду панель перегляду, яку буде показано у основній області показу даних.

Панелі перегляду, для зручності, зібрано у групи: Редактори, Перегляди, Виконання та Звіти:

- У групі «Редактори» містяться пункти редакторів, за допомогою яких ви можете визначити і запланувати ваш проєкт.

- У групі «Перегляди» зібрано пункти переглядів, які використовуються для інспектування вашого проєкту.

- У групі «Виконання» ви побачите пункти панелей перегляду, які особливо корисні під час виконання вашого проєкту.

- У групі «Звіти» зібрано панелі для створення звітів.

Пункти панелей перегляду можна пересувати у межах категорії або між категоріями, а також додавати їх на панель засобу вибору перегляду та вилучати їх з неї.

#### Вибір розкладу

За допомогою засобу вибору розкладу ви можете вибрати розклад, дані якого має бути показано на усіх панелях перегляду (наприклад, перегляд діаграми Ґанта). Завдання, які не було заплановано у межах вибраного розкладу, зазвичай, не буде показано на жодній з панелей перегляду. (Звичайно ж, їх буде показано у редакторах.)

#### Смужка стану

На смужці стану буде показано повідомлення та дані щодо поступу виконання завдань. Найпомітнішим записом на смужці стану є запис поточного показаного розкладу. Зауважте, що для більшості панелей перегляду у категорії Перегляди показані відомості залежать від вибраного розкладу. Якщо проєкт не заплановано (Не заплановано), більшість панелей перегляду буде порожньою.

Користування панелями перегляду
Користування панелями перегляду

## Користування панелями перегляду

###

#### Опис

Редактор завдань — панель перегляду, на якій буде показано ієрархічну структуру даних завдання. Більшість даних на панелі редактора завдань можна редагувати на місці.

#### Навігація

Ви можете здійснювати навігацію деревоподібним списком за допомогою клавіатури:

+ | Розгорнути придатний до розгортання рядок.
- | Згорнути придатний до згортання пункт.
← | Перейти до попереднього стовпчика у тому самому рядку.
→ | Перейти до наступного стовпчика у тому самому рядку.
↑ | Перейти до попереднього рядка у тому самому стовпчику.
↓ | Перейти до наступного рядка у тому самому стовпчику.
Home | Перейти до першого рядка, першого стовпчика.
End | Перейти до останнього рядка, останнього стовпчика.
Page Up | Перейти до першого видимого рядка у поточному стовпчику.
Page Down | Перейти до останнього видимого рядка у поточному стовпчику.

#### Редагування даних

Придатні до редагування записи можна відкрити подвійним клацанням на записі. Якщо користуватися клавіатурою, натискання F2 відкриває поточний пункт.

При редагуванні запису ви можете перейти до наступного редагованого запису у такий спосіб:

Ctrl+Alt+← | Перейти до попереднього придатного до редагування пункту у поточному рядку.
Ctrl+Alt+→ | Перейти до наступного придатного до редагування пункту у поточному рядку.
Ctrl+Alt+↑ | Перейти до наступного придатного до редагування пункту у попередніх рядках.
Ctrl+Alt+↓ | Перейти до наступного придатного до редагування пункту у наступних рядках.

#### Перетягування зі скиданням та копіювання зі вставленням

На більшості панелей програми передбачено можливість перетягування елементів зі скиданням або копіювання зі вставленням. Звичайні діаграми та діаграми Ґанта можна перетягувати до програм, у яких передбачено обробку зображень. Для даних таблиць використано звичайний тип даних MIME HTML, отже їх можна скидати до вікна будь-якої програми, де передбачено обробку даних у цьому форматі. Якщо на панелі передбачено підтримку пересування або копіювання пунктів на внутрішньому рівні, наприклад на панелі редактора завдань, пункти можна пересувати або копіювати.

Розділ 2. Настанови
Настанови

# Розділ 2. Настанови

## Створення проєкту

###

Новий проєкт можна створити за допомогою натискання кнопки Створити проєкт або вибору пункту шаблона проєкту на панелі запуску.

Програма створить проєкт із типовими значеннями, які визначено у параметрах роботи програми, або на основі значень, які визначено у шаблоні. Буде відкрито діалогове вікно параметрів проєкту. За його допомогою ви зможете визначити специфічні для проєкту властивості, зокрема назву проєкту, керівника та дати початку та завершення.

Якщо ви створюєте ваш перший проєкт, вам варто створити записи виконавців (ресурсів) у окремому файлі. Коли ви посилатиметеся на цей файл у ваших проєктах, вам не потрібно буде повторно визначати ваші ресурси. Крім того, ви зможете координувати використання ресурсів між проєктами.

Див. керування виконавцями (ресурсами).

Якщо ви хочете координувати використання виконавців у різних проєктах, файли ваших проєктів мають зберігатися у одному каталозі.

Зручною може бути структура, подібна до такої:

    Plan
          !-- Ресурси
          !      !-- СпільніРесурси.plan
          !-- МодуліЗавдань
          !      !-- Модулі завдань (якщо такі є)
          !-- Шаблони
          !      !-- Шаблони проєктів (якщо такі є)
          !-- Проєкти
          !      !-- <проєкт 1>.plan
          !      !-- <проєкт 2>.plan
          !      !-- тощо

Керування ресурсами
Керування ресурсами

## Керування ресурсами

### Опис

Ви можете створювати записи виконавців (ресурсів) для проєкту за допомогою Редактора виконавців і Редактора робочого часу і відпусток.

Втім, якщо ви маєте намір використовувати тих сами виконавців (ресурси) у багатьох проєктах (типовий випадок), зручніше буде тримати записи виконавців (ресурсів) в окремому файлі. Для цього найкраще спочатку створити ваш файл виконавців (ресурсів), а потім налаштувати Plan так, щоб програма завжди завантажувала цей файл при створенні проєкту.

Якщо ви керуєте проєктами, у яких набори виконавців (ресурсів) є абсолютно різними, ви можете створити декілька файлів ресурсів, але один проєкт може користуватися лише одним файлом ресурсів.

Ви можете вибрати файл виконавців (ресурсів), який слід використати під час створення проєкту.

Створення шаблонів звітів в ODT
Створення шаблонів звітів в ODT

## Створення шаблонів звітів в ODT

###

#### Опис

Шаблони звітів у форматі Open Document Text є звичайними файлами ODT, які можна створити за допомогою будь-якого текстового процесора із підтримкою ODT, зокрема Calligra Words або LibreOffice Writer. Методологічно, слід використати змінні полів користувача для зберігання посилань на відомості, які має бути отримано від проєкту. Змінні Writer називаються поля користувача. Вставити їх можна за допомогою пункту меню Вставка → Поле → Інші поля → Змінні → Поле користувача. У Words ці поля мають назву нетипові змінні. Їх можна вставити за допомогою пункту бічної панелі «Редагування тексту» → Змінна → Нетипова.

Найпростішим способом створення шаблона проєкту є внесення змін до наявного шаблона, оскільки у ньому вже визначено усі поля користувача.

#### Змінні поля користувача

##### Змінні

Змінні використовуються для того, щоб засіб створення звітів міг видобути дані з проєкту.

Змінна може бути посиланням на окреме поле даних, посиланням на дані таблиці або посиланням на дані діаграми.

###### Окреме поле даних

Запис змінної окремого поля даних має такий формат:

`назва групи даних`.`властивість` = `ідентифікатор властивості`

де

- значенням `назва групи даних` може бути tr, project або schedule (див. нижче).

- значення `властивість` робить назву поля користувача унікальною.

- `ідентифікатор властивості` ідентифікує властивість у групі даних.

###### Дані таблиці

Таблиця у шаблоні звіту складається зі змінної, яка задає дані таблиці, яку слід використати.

Назва змінної має починатися з `table` (наприклад, tableTasks), з значенням змінної має бути назва таблиці даних (наприклад, tasks).

Одразу після змінної слід вставити таблиці і заповнити стовпчики змінними полів користувача, які визначають те, які з властивостей слід отримати з таблиці, яку вказано вище. Ці змінні повинні мати назви, які починаються із назви змінної таблиці, розташованої вище.

Формат цих змінних є таким:

tableTasks.`властивість` = `ідентифікатор властивості`

де

- властивість робить назву поля користувача унікальною.

- ідентифікатор властивості ідентифікує властивість у групі даних.

###### Дані діаграми

Діаграма у шаблоні звіту складається зі змінної, яка задає дані, які слід використати у діаграмі.

Назва змінної має починатися з `chart` (наприклад, chartBudgetCost), а значення змінної вказує групу даних та значення, які буде використано для діаграми.

Запис змінної має такий формат (зверніть увагу на крапки з комами):

`назва` = `група даних`; values=`список властивостей даних, відокремлених комами`;

де

- `назва` має починатися з chart (наприклад, chartBudgetCost)

- `група даних`

- список властивостей даних, відокремлених комами визначає властивості у групі даних.

Приклад:

chartBudget = project; values=bcws cost, bcwp cost, acwp cost;

##### Перекладені мітки

Перекладені мітки надають змогу створювати загальні шаблони звітів, якими можна буде користуватися різними мовами.

Назва змінної | Значення змінної
--- | ---
tr.project | Проєкт
tr.manager | Керівник
tr.schedule | Розклад
tr.bcws | БВЗР
tr.bcwp | БВВР
tr.acwp | ДВВР
tr.spi | ІВП
tr.cpi | ІВР

##### Значення проєкту

Показує значення з головного проєкту.

Назва змінної | Значення змінної | Опис
--- | --- | ---
project.name | Назва | Назва проєкту
project.manager | Керівник | Ім'я керівника проєкту
project.bcwscost | БВЗР — Вартість | Бюджетна вартість запланованої роботи на основі вартості
project.bcwpcost | БВВР — Вартість | Бюджетна вартість виконаної роботи на основі вартості
project.acwpcost | ДВВР — Вартість | Поточна вартість виконаної роботи на основі вартості
project.spicost | ІВП (вартість) | Індекс виконання плану на основі вартості
project.cpicost | ІВР (вартість) | Індекс вартості роботи на основі вартості
project.bcwseffort | БВЗР — Обсяг робіт | Бюджетна вартість запланованої роботи на основі обсягу робіт
project.bcwpeffort | БВВР — Обсяг робіт | Бюджетна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт
project.acwpeffort | ДВВР — Обсяг робіт | Поточна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт
project.spieffort | ІВП (обсяг) | Індекс виконання плану на основі обсягу робіт
project.cpieffort | ІВР (обсяг) | Індекс вартості роботи на основі обсягу робіт

##### Значення розкладу

Показує значення з поточного розкладу.

Назва змінної | Значення змінної | Опис
--- | --- | ---
schedule.name | Назва | Назва розкладу
schedule.state | Стан | Стан розкладу
schedule.direction | Назва | Напрям створення розкладу
schedule.overbooking | Перевищення | Перевищення
schedule.distribution | Розподіл | Розподіл
schedule.plannedstart | Запланований початок | Запланований початок
schedule.plannedfinish | Заплановане завершення | Заплановане завершення
schedule.scheduler | Планування | Планування
schedule.granularity | Рівень модульності | Рівень модульності
schedule.mode | Режим | Режим планування (автоматичний або вручну)

##### Таблиці

Підтримувані типи таблиць:

- tasks

- taskstatus

- schedules

- projects

Щоб створити таблицю, вставте змінну одразу перед таблицею до вашого файл шаблона. Назва змінної ідетифікує таблицю. Вона має починатися зі слова table, наприклад tableTaskStatus.

Значення змінної використовується для визначення даних, які буде отримано. Воно має збігатися із назвою однієї із підтримуваних таблиць із наведеного вище списку, наприклад taskstatus.

Ви можете вставляти змінні до комірок таблиці за допомогою назви і значення із наведеної нижче таблиці.

Зауважте, що у таблиці розкладів передбачено підтримку значень, які описано вище у розділі значення розкладів.

Для таблиць проєктів, завдань і стану завдань передбачено підтримку таких значень:

Назва змінної | Значення змінної | Опис
--- | --- | ---
`назва таблиці`.name | Назва | Назва завдання або проєкту
`назва таблиці`.wbscode | Код СРР |
`назва таблиці`.type | Тип | Тип завдання
`назва таблиці`.responsible | Відповідальний |
`назва таблиці`.allocation | Розподіл |
`назва таблиці`.estimatetype | Тип оцінки |
`назва таблиці`.calendar | Календар |
`назва таблиці`.estimate | Оцінка | Найімовірніша оцінка
`назва таблиці`.optimistic | Оптимістичне | Оптимістична частка
`назва таблиці`.pessimistic | Песимістичне | Песимістична частка
`назва таблиці`.risk | Ризик | Оцінка неточності
`назва таблиці`.constraint | Часові рамки | Тип часового обмеження
`назва таблиці`.constraintstart | Часові рамки початку | Часові рамки початку
`назва таблиці`.constraintend | Часові рамки завершення | Часові рамки завершення
`назва таблиці`.runingaccount | Поточний запис | Запис для поточних витрат
`назва таблиці`.startupaccount | Початковий запис | Запис для початкової вартості завдання
`назва таблиці`.startupcost | Початкова вартість | Витрати, заплановані на початку завдання
`назва таблиці`.shutdownaccount | Остаточний запис | Запис для завершальної вартості завдання
`назва таблиці`.shutdowncost | Остаточна вартість | Витрати, понесені на момент завершення завдання
`назва таблиці`.description | Опис | Опис завдання
`назва таблиці`.expected | Очікуване | Обчислена найімовірніша оцінка
`назва таблиці`.optimistic | Оптимістичне | Обчислена оптимістична оцінка
`назва таблиці`.pessimistic | Песимістичне | Обчислена песимістична оцінка
`назва таблиці`.starttime | Час початку | Час початку за розкладом
`назва таблиці`.endtime | Час завершення | Час завершення за розкладом
`назва таблиці`.duration | Тривалість | Тривалість за розкладом
`назва таблиці`.earlystart | Ранній початок | Перша можлива дата початку
`назва таблиці`.earlyfinish | Раннє завершення | Перша можлива дата завершення
`назва таблиці`.latestart | Пізній початок | Остання можлива дата початку
`назва таблиці`.latefinish | Пізнє завершення | Остання можлива дата завершення
`назва таблиці`.positivefloat | Додатній резерв |
`назва таблиці`.freefloat | Вільний резерв |
`назва таблиці`.negativefloat | Від’ємний резерв |
`назва таблиці`.startfloat | Початковий резерв |
`назва таблиці`.finishfloat | Завершальний резерв |
`назва таблиці`.assignaments | Призначення | Призначення виконавців
`назва таблиці`.varianceest | Відхилення (Оц) | Обчислене відхилення оцінки
`назва таблиці`.variancedur | Відхилення (Трив) | Обчислене відхилення тривалості
`назва таблиці`.optimisticdur | Оптимістична (Трив.) | Обчислена оптимістична тривалість
`назва таблиці`.pessimisticdur | Песимістична (Трив.) | Обчислена песимістична тривалість
`назва таблиці`.status | Стан | Стан завдання, який буде показано на панелі стану завдання
`назва таблиці`.completion | % виконання | Рівень виконання завдання
`назва таблиці`.plannedeffort | Запланований обсяг робіт | Запланований обсяг робіт
`назва таблиці`.actualeffort | Поточний обсяг робіт | Поточне виконання робіт
`назва таблиці`.remaningeffort | Залишковий обсяг робіт | Обсяг робіт, що залишився
`назва таблиці`.plannedcost | Запланована вартість | Заплановану вартість
`назва таблиці`.actualcost | Поточна вартість | Поточну вартість
`назва таблиці`.actualstart | Поточний початок | Поточний початок
`назва таблиці`.started | Почато |
`назва таблиці`.actualfinish | Поточне завершення | Поточне завершення
`назва таблиці`.finished | Завершено |
`назва таблиці`.schedulingstatus | Стан планування | Стан планування
`назва таблиці`.bcws | БВЗР | Бюджетна вартість запланованої роботи (на основі вартості)
`назва таблиці`.bcwp | БВВР | Бюджетна вартість виконаної роботи (на основі вартості)
`назва таблиці`.acwp | ДВВР | Поточна вартість виконаної роботи (на основі вартості)
`назва таблиці`.spi | ІВП | Індекс виконання плану
`назва таблиці`.critical | Критичний | Завдання є критичним
`назва таблиці`.criticalpath | Критичний ланцюжок | Завдання належить до критичного ланцюжка
`назва таблиці`.notscheduled | Не включено до розкладу | Не є цікавим
`назва таблиці`.assignmentmissing | Не вказано призначення | Не є цікавим
`назва таблиці`.resourceoverbooked | Перевищено можливості | Не є цікавим
`назва таблиці`.resourceunavailable | Виконавець недоступний | Не є цікавим
`назва таблиці`.constrainterror | Помилка у часових рамках | Не є цікавим
`назва таблиця`.effortnotmet | Невідповідний обсяг робіт | Не є цікавим
`назва таблиці`.schedulingerror | Помилка планування | Не є цікавим
`назва таблиці`.level | Рівень вузла, рівень | Не є цікавим
`назва таблиці`.statusnote | Нотатки щодо стану | Зауваження: не реалізовано
`назва таблиці`.owner | Власник | Не варто використовувати, не є аж надто цікавими
`назва таблиці`.status | Стан | Не варто використовувати, не є аж надто цікавими
`назва таблиці`.time | Час | Не варто використовувати, не є аж надто цікавими

#### Діаграма

Може бути використано вставленням змінної із назвою chartX (X=якийсь текст, щоб зробити назву змінної унікальною) зі значенням project до того, як діаграму буде використано.

Змінна має такий формат:

Змінна: `Назва: chartX (X=якийсь текст) Значення: project; values=`дані`;`

де `дані` є списком відокремлених комами значень, які слід включити до діаграми.

Можливі значення параметра `дані`:

- >bcws effort — бюджетна вартість запланованої роботи на основі обсягу робіт.

- bcwp effort — бюджетна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт.

- acwp effort — поточна вартість виконаної роботи на основі обсягу робіт.

- spi effort — індекс виконання плану на основі обсягу робіт.

- cpi effort — індекс вартості роботи на основі обсягу робіт.

- bcws cost — бюджетна вартість запланованої роботи на основі вартості.

- bcwp cost — бюджетна вартість виконаної роботи на основі вартості.

- acwp cost — поточна вартість виконаної роботи на основі вартості.

- spi cost — індекс виконання плану на основі вартості робіт.

- cpi cost — індекс вартості роботи на основі вартості.

У діаграмі, яку ви створите у вашому шаблоні, має бути та сама (або більша) кількість стовпчиків, що і кількість значень, які ви вказали у вашій змінній.

Приклад:

Назва змінної: `chart1` Значення: `project; values=bcws cost,bcwp cost, acwp cost;`

Зауважте, що не можна одночасно використовувати значення на основі обсягу робіт і на основі вартості робіт. Якщо вам потрібно показати обидва типи значень, створіть дві окремі діаграми.

##### Діаграма Ґанта

Не підтримується.

Розділ 3. Панелі перегляду та редагування
Панелі перегляду та редагування

# Розділ 3. Панелі перегляду та редагування

## Початкова панель перегляду

###

Початкову панель буде показано одразу після запуску програми і після вибору пункту меню Файл → Створити.

Її поділено на 3 розділи:

- Створення проєктів. Див. також створення проєкту та керування ресурсами.

- Відкриття наявних проєктів. За допомогою цього розділу ви можете відкрити наявний файл проєкту або один із 10 останніх відкритих вами проєктів.

- У розділі «Довідка» наведено посилання на сторінки із настановами, документацію та форум спільноти користувачів.

Редактор завдань
Редактор завдань

## Редактор завдань

###

#### Опис

Редактор завдань призначено для створення, редагування і вилучення записів завдань.

Завдання можна упорядкувати до ієрархічної деревоподібної структури із довільною глибиною вкладеності.

#### Панель інструментів

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення, вилучення і пересування завдань та етапів:

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
додавання завдання | Ctrl+I | Спадне меню-кнопка для створення завдання або етапу. Новий пункт буде розташовано у списку після поточного позначеного пункту на тому самому рівні, що і позначений пункт. Якщо жодного пункту не позначено, новий запис буде додано на найвищому рівні.
| Ctrl+Alt+I |
Додати підзавдання | Ctrl+Shift+I | Спадне меню-кнопка для створення підзавдання або підетапу. Новий запис буде дописано як дочірній до поточного позначеного запису.
| Ctrl+Shift+Alt+I |
Вилучити завдання | Delete | Вилучити позначені завдання.
Знизити рівень завдання |  | Дописує позначене завдання як дочірнє до завдання, розташованого вище.
Підвищити рівень завдання |  | Переміщує позначене завдання на рівень вище, вставляючи його після його поточного батьківського завдання.
Пересунути вище |  | Пересуває позначене завдання на одну позицію вище.
Пересунути нижче |  | Пересуває позначене завдання на одну позицію нижче.

Зауважте, що пункти завдань можна також копіювати та пересувати перетягуванням зі скиданням або копіюванням зі вставленням.

#### Редагування даних

Дані можна редагувати на місці, як це описано тут, або за допомогою діалогового вікна параметрів завдання.

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назва завдання.
Стан | Стан завдання
Відповідальний | Відповідальна за завдання особа.
Розподіл | Список розподілу виконавців.
Тип | Тип завдання або тип оцінки завдання. Для типу можна встановити значення Етап, Обсяг або Тривалість. Зауваження: якщо типом є Резюме або Проєкт, тип змінювати не можна.
Календар | Календар, який було використано для оцінки типу, — Тривалість.
Оцінка | Найімовірніша оцінка. Оцінка — це очікуваний обсяг робіт або час, потрібний для виконання завдання. Її може бути виражено у різних одиницях: г (години), д (дні), т (тижні) і М (місяці).
Оптимістична частка | Оптимістична оцінка, виражена як від'ємне значення у відсотках відносно найімовірнішої оцінки (приклад: -20%). Використовується, лише якщо використано розподіл PERT.
Песимістична частка | Песимістична оцінка, виражена як додатне значення у відсотках відносно найімовірнішої оцінки (приклад: 50%). Використовується, лише якщо використано розподіл PERT.
Ризик | Ризик контролює розподіл техніки оцінки і розгляду програм, що використовується під час обчислення поточної оцінки для цього завдання.
Часові рамки | Тип часових рамок.
Часові рамки початку | Часові рамки початку.
Часові рамки завершення | Часові рамки завершення.
Поточний запис | Запис для поточних витрат.
Початковий запис | Запис для витрат, запланованих на початку завдання.
Початкова вартість | Витрати, заплановані на початку завдання.
Остаточний запис | Запис для витрат, понесених на момент завершення завдання.
Остаточна вартість | Витрати, понесені на момент завершення завдання.
Опис | Нотатки про завдання.

#### Бічна панель модулів завдання

Модулі завдань — групи завдань, які може бути повторно використано у різних проєктах.

Уможливлюють базування на попередньому досвіді та стандартизацію подібних операцій.

Модуль завдання вставляється до вашого проєкту перетягуванням його пункту з бічної панелі зі скиданням до вашого проєкту.

Модуль завдання є звичайним файлом Plan. Його має бути створено за допомогою Plan у той самий спосіб, у який створюється звичайний проєкт.

Втім, модуль завдання, типово, включає лише завдання, оцінки і залежності.

Назву проєкту буде показано на бічній панелі, а опис буде використано як контекстну підказку.

Модуль можна відкрити для інспектування або редагування подвійним клацанням лівою кнопкою миші на пункті модуля.

Модулі можна групувати, якщо їх зберігати у різних каталогах. Місце зберігання модулів можна налаштувати за допомогою діалогового вікна параметрів проєкту.

Типові значення для нових проєктів можна визначити за допомогою діалогового вікна налаштовування Plan.

#### Бічна панель виконавців (ресурсів)

За допомогою бічної панелі виконавців (ресурсів) можна без проблем призначити виконавців до завдань: позначте пункти виконавців (ресурсів), які вам потрібні, і перетягніть їх до стовпчика Призначення.

Запис виконавця також можна скинути до стовпчика Відповідальний.

#### Бічна панель призначень

На бічній панелі призначень буде показано поточні призначення виконавців (ресурсів) для вибраного завдання.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду на показ або приховування пункту проєкту, поділу або з'єднання ієрархічного перегляду. Крім того, налаштувати панель перегляду можна за допомогою діалогового вікна налаштовування.

За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. |

Редактор виконавців
Редактор виконавців

## Редактор виконавців

###

#### Опис

Редактор виконавців (ресурсів) призначено для створення, редагування та вилучення записів виконавців та груп виконавців. Кожен запис виконавця (ресурсу) має належати до певної групи виконавців (ресурсів). У поточній версії програми створення підгруп не передбачено.

Записи робочих виконавців має бути пов'язано із календарем, який визначає робочі години виконавця. Календар можна створити за допомогою редактора робочого часу і відпусток.

Матеріальні ресурси, типово, доступні завжди. Ви можете скористатися календарем для обмеження їхньої доступності.

Записи виконавців можуть бути спільними або локальними. Локальні записи виконавців використовуються лише у поточному проєкті. Спільні записи виконавців можна використовувати у декількох проєктах і зберігати у окремому файлі, див. керування записами виконавців (ресурсів).

#### Панель інструментів

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення і вилучення записів виконавців (ресурсів) та груп виконавців (ресурсів):

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
Додавання групи виконавців | Ctrl+I | Кнопка для створення групи виконавців (ресурсів). Нову групу буде дописано наприкінці списку груп.
Додати ресурс | Ctrl+Shift+I | Кнопка для створення запису виконавця (ресурсу). Новий запис буде дописано як дочірній до поточної позначеної групи. Якщо позначено пункт виконавця (ресурсу), новий запис буде дописано до його батьківської групи.
Вилучити | Delete | Вилучає позначені записи виконавців (ресурсів) і/або груп виконавців (ресурсів).

Записи виконавців (ресурсів) можна створювати скиданням даних з вікна будь-якої програми у якій передбачено підтримку перетягування даних vCard, зокрема KAddressBook та Evolution.

Записи виконавців (ресурсів) можна копіювати або пересувати до іншої групи виконавців (ресурсів) за допомогою перетягування зі скиданням.

### Примітка

При пересуванні запису виконавця (ресурсу) цей запис втратить усі свої призначення.

#### Редагування даних

Дані можна редагувати на місці у спосіб, який описано тут.

Записи виконавців (ресурсів) можна редагувати за допомогою діалогового вікна параметрів запису виконавця (ресурсу).

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Ім’я виконавця або групи виконавців.
Область | Запис виконавця може бути спільним або локальним. Записи спільних виконавців не можна редагувати.
Тип | Тип виконавця (ресурсу) або групи виконавців (ресурсів).
Ініціали | Ініціали виконавця.
Ел. пошта | Адреса електронної пошти виконавця.
Календар | Календар, що визначає час роботи виконавця.
Ліміт (%) | Максимальне навантаження, що можна призначити.
Доступний з | Визначає час, коли виконавець буде доступний для проєкту.
Доступний до | Визначає час, коли виконавець буде доступний для проєкту.
Звичайна ставка | Вартість за годину, робочі години.
Обліковий запис | Обліковий запис для підсумовування вартості виконання.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду на показ поділу або з'єднання ієрархічного перегляду. Крім того, налаштувати панель перегляду можна за допомогою діалогового вікна налаштовування. За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. |

Редактор робочого часу і відпусток
Редактор робочого часу і відпусток

## Редактор робочого часу і відпусток

###

#### Опис

За допомогою редактора робочого часу і відпусток можна створювати, редагувати та вилучати календарі.

Календарі визначають робочі години виконавців. Крім того, календарі можна використати у завдання із типом оцінки Тривалість.

У календарях передбачено специфікацію часових поясів, отже ви можете визначати робочі години у форматі місцевого часу виконавця.

Календар складається з визначень днів тижня та дат. Якщо у дати вже є визначення, буде використано це визначення. Якщо станом дати є Не визначено, буде використано визначення дня тижня. Якщо і для дня тижня вказано стан Не визначено, програма використає батьківський календар.

Календар можна визначити як Типовий. Типовий календар використовується для усіх записів робочих виконавців, для яких не визначено спеціального календаря.

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення та вилучення записів календарів:

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
Додати календар | Ctrl+I | Кнопка для створення календаря. Новий календар буде дописано на тому ж рівні, що і поточний позначений календар.
Додати підкалендар | Ctrl+Shift+I | Кнопка для створення дочірнього календаря. Новий календар буде дописано як дочірній до поточного позначеного календаря.
Вилучити позначений календар | Delete | Вилучає позначений календар.

#### Редагування даних

Назву календаря та часовий пояс можна редагувати на місці у спосіб, який описано тут.

Стан для днів місяця та днів тижня можна редагувати: позначте пункт дня або пункти днів, які ви хочете редагувати, і скористайтеся контекстним меню.

Вибір пункту Робота… відкриє діалогове вікно редагування робочого часу.

Редактор структури розподілу вартості
Редактор структури розподілу вартості

## Редактор структури розподілу вартості

###

#### Опис

Редактор структури розподілу вартості призначено для створення, редагування і вилучення облікових записів.

Облікові записи можна з'єднати із завданнями та записами виконавців для накопичення вартості відповідних завдань та виконавців.

У типовому обліковому записів накопичуються вартості, які пов'язано із завданнями, які не пов'язано із жодним обліковим записом.

#### Панель інструментів

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення та вилучення облікових записів:

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
Додати обліковий запис | Ctrl+I | Кнопка для створення облікового запису. Новий обліковий запис буде вставлено після позначеного облікового запису. Якщо жоден із облікових записів не позначено, новий обліковий запис буде додано на початку списку.
Додати підзапис | Ctrl+Shift+I | Кнопка для створення підзапису. Новий запис буде дописано як дочірній до позначеного запису.
Вилучити | Delete | Вилучає позначений обліковий запис.

#### Редагування даних

Дані можна редагувати на місці у спосіб, який описано тут.

Можна скористатися такими стовпчиками:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назва запису.
Опис | Опис запису.

Редактор залежностей завдання (графік)
Редактор залежностей завдання (графік)

## Редактор залежностей завдання (графік)

###

#### Опис

Редактор залежностей завдань призначено для створення, редагування і вилучення записів залежностей завдань. Крім того, для зручності, у ньому передбачено можливості вставлення, вилучення та редагування завдань.

Записи завдань буде впорядковано відповідно до структури розподілу роботи (СРР).

Позначки для сумарних завдань, завдань та етапів наведено нижче:

Оскільки Завдання і Етап є підпунктами Сумарного завдання, їхні пункти у списку буде показано із відступами. Крім того, слід зауважити, що поряд із назвою буде показано код СРР.

На наведеному нижче знімку було вставлено залежність Завершення-Початок з метою створення залежності між етапом і завданням.

Як показано нижче, запис складається із трьох різних областей вибору:

Область запису | Вибір запису для редагування
Область початку | Використовується для створення залежностей завершення-початок та початок-початок
Область завершення | Використовується для створення залежностей завершення-початок та завершення-завершення

#### Редагування залежностей

Щоб створити залежність, слід спочатку вибрати область початку або завершення завдання-попередника, потім вибрати область початку або завершення завдання-наступника.

Зробити це можна за допомогою миші або клавіатури.

Крім того, ви можете скинути область з'єднання завдання-попередника на область з'єднання завдання-наступника.

Для редагування або вилучення наявної залежності ви можете відкрити залежність її позначенням або скористатися контекстним меню.

Ви також можете відкрити контекстне меню у області з'єднання. За його допомогою ви зможете змінити усі залежності, які пов'язано із відповідною областю.

#### Панель інструментів

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення та вилучення записів завдань:

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
додавання завдання | Ctrl+I | Спадне меню-кнопка для створення завдання або етапу. Новий пункт буде розташовано у списку після поточного позначеного пункту на тому самому рівні, що і позначений пункт. Якщо жодного пункту не позначено, новий запис буде додано на найвищому рівні.
Ctrl+Alt+I |  |
Додати підзавдання | Ctrl+Shift+I | Спадне меню-кнопка для створення підзавдання або підетапу. Новий запис буде дописано як дочірній до поточного позначеного запису.
Ctrl+Shift+Alt+I |  |
Вилучити завдання | Delete | Вилучити позначені завдання.

Редактор залежностей завдання (список)
Редактор залежностей завдання (список)

## Редактор залежностей завдання (список)

###

### Примітка

Типово, цю панель не буде показано. У великих проєктах її показ може суттєво уповільнити роботу програми.

Його можна активувати за допомогою контекстного меню вибору режиму перегляду.

Редактор розкладів
Редактор розкладів

## Редактор розкладів

###

#### Опис

Редактор розкладів призначено для створення, редагування, обчислення та вилучення розкладів.

Панель редактора розкладів поділено на три частини, у яких буде показано результати планування.

На панелі результатів буде показано значення, потрібні для PERT-аналізу, зокрема перші дати початку і завершення, останні дати початку і завершення, а також різні типи рухомих дат.

На панелі критичного ланцюжка буде показано завдання, які належать до критичного ланцюжка.

На панелі журналу планування буде показано список повідомлень, які було виведено програмою під час планування.

#### Панель інструментів

На панелі інструментів розташовано кнопки для створення, вилучення і обчислення розкладів:

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
Додати розклад | Ctrl+I | Кнопка для створення групи виконавців (ресурсів). Нову групу буде дописано наприкінці списку груп.
Додати підрозклад | Ctrl+Shift+I | Кнопка для створення підрозкладу. Новий розклад буде додано як дочірній до поточного позначеного розкладу.
Вилучити | Delete | Вилучає позначений розклад.
Обчислити |  | Виконує обчислення за позначеним розкладом.
Скомпонувати план |  | Компонує план за вибраним розкладом. Запобігає повторному обчисленню або вилученню відповідного розкладу.
Відокремити |  | Зробити позначений підрозклад розкладом верхнього рівня

#### Редагування даних

Дані можна редагувати на місці у спосіб, який описано тут.

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назва розкладу.
Стан | Стан розкладу. Показує панель поступу під час планування.
Напрямок | Напрям створення розкладу. Якщо буде обрано напрям «Вперед», планування проєкту буде розпочато з найпершої дати початку, вказаної за допомогою головного діалогового вікна проєкту.Якщо буде обрано напрям «Назад», планування проєкту буде розпочато з найпізнішої дати завершення, вказаної за допомогою головного діалогового вікна проєкту.

Перевищення

Контролює перевищення можливостей під час формування розкладу.

Якщо понаднормову роботу буде дозволено, використання виконавця може бути заплановано (протягом робочих днів) для понаднормової роботи Подібну стратегію планування можна використовувати, якщо виконавця призначено для виконання декількох завдань або призначено для роботи над іншими проєктами.

Якщо ви накажете програмі уникати понаднормового планування, виконавця можна буде використовувати, лише коли він буде вільним від іншої роботи. У разі конфліктів доступності, завдання буде відкладено до того часу, коли виконавець стане доступним.

Розподіл | Розподіл, який буде використано для планування. Якщо буде встановлено варіант розподілу «Немає», під час планування буде використано оцінку завдання. Якщо буде вказано варіант «PERT», для обчислень буде використано оцінку на основі введених оптимістичної (О), песимістичної (П) та найбільш ймовірної (Н) оцінок. Обчислення буде виконано за такою формулою: Е= (О + 4 * Н + П) / 6.
Запланований початок | Час початку за розкладом.
Заплановане завершення | Час завершення за розкладом.
Планування | Засіб планування, який буде використано для створення розкладу проєкту. Типовим вбудованим планувальником є засіб мережевого планування.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду на показ поділу або з'єднання ієрархічного перегляду. Крім того, налаштувати панель перегляду можна за допомогою діалогового вікна налаштовування. За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. |

Панель швидкодії проєкту
Панель швидкодії проєкту

## Панель швидкодії проєкту

### Опис

Панель швидкодії проєкту є діаграмою керування проєктом, за допомогою якої ви можете зрозуміти поточну ситуацію у проєкті відповідно до методики освоєного обсягу.

де

- БВЗР — бюджетна вартість запланованої роботи,

- БВВР — бюджетна вартість виконаної роботи,

- ПВВР — поточна вартість виконаної роботи.

Усі ці величини вимірюються як обсяг робіт у годинах або вартості.

ІШ — індекси швидкодії, де

- ІВР — індекс вартості роботи,

- ІВЗ — індекс виконання плану.

Панель швидкодії завдань
Панель швидкодії завдань

## Панель швидкодії завдань

###

За допомогою діаграми швидкодії завдання ви зможете докладно проаналізувати кожне з підзавдань або завдань із тими самими індексами, що і на панелі перегляду швидкодії проєкту.

Корисно для довгих і складних проєктів.

За допомогою лівої частини вікна ви зможете вибрати будь-яке окреме підзавдання або ціле завдання. У правій частині вікна буде показано відповідну діаграму.

де

- БВЗР — бюджетна вартість запланованої роботи,

- БВВР — бюджетна вартість виконаної роботи,

- ПВВР — поточна вартість виконаної роботи.

Усі ці величини вимірюються як обсяг робіт у годинах або вартості.

ІШ — індекси швидкодії, де

- ІВР — індекс вартості роботи,

- ІВЗ — індекс виконання плану.

Панель стану завдання
Панель стану завдання

## Панель стану завдання

###

#### Опис

Панель перегляду стану завдання призначено для інспектування даних щодо поступу завдання за певний період, який визначається у налаштуваннях.

Завдання поділено на групи, залежно від стану завдання:

Не почато | Завдання, виконання яких мало розпочатися на поточний момент.
Поточна | Завдання, виконання яких було розпочато, але ще не було завершено.
Завершено | Завдання, які було завершено протягом цього періоду
Наступний період | Завдання, виконання яких заплановано розпочати у наступному періоді.

#### Редагування даних

Дані щодо поступу можна редагувати на місці, як це описано тут, або за допомогою діалогового вікна параметрів поступу завдання. |

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назва завдання.
Стан | Стан завдання
Завершеність у відсотках | Рівень виконання завдання
Запланований обсяг робіт | Обсяг роботи, яку заплановано виконати на кінець поточного періоду.
Поточний обсяг робіт | Обсяг виконаної роботи.
Залишковий обсяг робіт | Залишковий обсяг робіт, який потрібен для завершення завдання.
Запланована вартість | Запланована вартість на кінець поточного періоду.
Поточна вартість | Поточна вартість.
Поточний початок | Поточний час початку виконання завдання.
Поточне завершення | Поточний час завершення завдання.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду на показ поділу або з'єднання ієрархічного перегляду. Крім того, налаштувати панель перегляду можна за допомогою діалогового вікна налаштовування.

За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. |

Панель виконання завдання
Панель виконання завдання

## Панель виконання завдання

###

#### Опис

Панель перегляду виконання завдання призначено для інспектування даних щодо швидкості виконання завдання.

#### Дані

Дані щодо поступу можна редагувати на місці, як це описано тут, або за допомогою діалогового вікна параметрів поступу завдання. |

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назва завдання.
Стан | Стан завдання
% виконання | Рівень виконання завдання
Відповідальний | Відповідальна за завдання особа.
Призначення | Виконавці, яких призначено для виконання цього завдання.
ІВП | Індекс виконання плану (БВВР/БВЗР).
БВЗР | Бюджетна вартість запланованої роботи.
БВВР | Бюджетна вартість виконаної роботи.
ДВВР | Поточна вартість виконаної роботи.
Опис | Опис завдання

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду на показ або приховування пункту проєкту, поділу або з'єднання ієрархічного перегляду. Крім того, налаштувати панель перегляду можна за допомогою діалогового вікна налаштовування.

За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. |

Панель завдань Ґанта
Панель завдань Ґанта

## Панель завдань Ґанта

###

#### Опис

Панель перегляду діаграми Ґанта призначено для показу завдань у форматі монтажного столу.

Перегляд діаграми Ґанта

#### Редагування даних

За допомогою контекстного меню можна редагувати опис завдання та параметри поступу.

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назва завдання.
Час початку | Час початку за розкладом.
Час завершення | Час завершення за розкладом.
% виконання | Завершеність

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду, викликавши діалогове вікно налаштовування. За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. | Діалогове вікно налаштовування

Перегляд діаграми Ґанта етапів
Перегляд діаграми Ґанта етапів

## Перегляд діаграми Ґанта етапів

###

#### Опис

Панель перегляду діаграми етапів Ґанта призначено для показу етапів у форматі монтажного столу.

Перегляд діаграми Ґанта

#### Редагування даних

За допомогою контекстного меню можна редагувати опис етапу та параметри поступу.

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Код СРР | Код структури переліку робіт
Назва | Назва етапу.
Час початку | Час початку за розкладом.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду, викликавши діалогове вікно налаштовування. За допомогою діалогового вікна налаштовування можна обмежити обсяг відомостей, які буде показано на панелі перегляду. | Діалогове вікно налаштовування

Панель призначення виконавців (Ґант)
Панель призначення виконавців (Ґант)

## Панель призначення виконавців (Ґант)

###

#### Опис

Панель призначення виконавців призначено для показу запланованих призначень виконавців до завдань у форматі таблиці.

### Примітка

Використання цього режиму перегляду може значно уповільнити роботу програми, якщо ви працюєте із великими проєктами.

#### Дані

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назву об'єкта (групи виконавців (ресурсів), виконавця (ресурсу), завдання)
Загалом | Загальне призначення для виконавця
Дати | Загальні призначення для виконавця на день та призначення для виконавця на завдання.

#### Редагування даних

За допомогою контекстного меню можна редагувати опис завдання та параметри поступу.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду, викликавши діалогове вікно налаштовування. За допомогою діалогового вікна налаштувати ви можете включати або виключати призначення. | Діалогове вікно налаштовування

Панель призначення виконавців
Панель призначення виконавців

## Панель призначення виконавців

###

#### Опис

Панель призначення виконавців на діаграмі Ґанта призначено для показу запланованих призначень виконавців до завдань на діаграмі Ґанта.

#### Дані

Типово буде показано такі стовпчики:

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Назву об'єкта (групи виконавців (ресурсів), виконавця (ресурсу), завдання)
Тип | Тип об'єкта
Час початку | Початок призначення
Час завершення | Кінець призначення

#### Редагування даних

За допомогою контекстного меню можна редагувати опис завдання та параметри поступу.

#### Налаштування

За допомогою контекстного меню можна налаштувати панель перегляду, викликавши діалогове вікно налаштовування. За допомогою діалогового вікна налаштовування ви можете вибрати стовпчики, які буде показано. | Діалогове вікно налаштовування

Розділ 4. Звіти
Звіти

# Розділ 4. Звіти

## Панель створення звітів

###

#### Опис

Панель створення звітів призначено для додавання і створення звітів у форматі Open Document Text (ODT).

Звіти може бути засновано на наданих шаблонах звітів. Ви також можете створити ваші власні шаблони.

Стовпчик | Опис
--- | ---
Назва | Вибрана вами назва
Шаблон звіту | Шлях до файла шаблона звіту. Ви можете вибрати один із типових шаблонів або вказати назву файла, який створено вами.
Файл звіту | Назва файла, який буде створено.

Додати

Інформація, яку може бути додано до назви файла звіту, щоб його можна було відрізнити від попередніх створених версій. Можливі варіанти:

- Нічого — використати назву файла без змін

- Номер — додати послідовний номер до назви файла

- Дата — додати поточну дату до назви файла

#### Панель інструментів

На панелі інструментів передбачено кнопки для додавання, вилучення та створення звітів.

Кнопка | Скорочення | Опис
--- | --- | ---
Додавання звіту | Ctrl+I | Додати новий звіт.
Вилучити звіт | Ctrl+D | Вилучити вибраний звіт.
Створити звіт | Ctrl+G | Створити вибраний звіт.

Розділ 5. Авторські права та ліцензування
Авторські права та ліцензування

# Розділ 5. Авторські права та ліцензування

Список власників авторських прав на документацію до програми можна знайти у журналі сторінки Plan UserBase.

Переклад українською: Юрій Чорноіван `(yurchor AT ukr.net)`

Цей документ поширюється за умов дотримання GNU Free Documentation License.